# 📋 庞统 - 价值投资调研详细工作计划

## 🎯 调研任务概述

**主公指令**：
> "请庞统去收集价值投资领域可能调研方向和方案，形成调研报告提交到仓库当中"

**截止时间**：2026年4月17日
**提交位置**：Gitee仓库 `git@gitee.com:cfdaily/sanguo_quant_live.git`

---

## 📅 详细时间安排

### **第1周：知识库建设（3月24日-27日）**

#### **3月24日（周一） - 数据需求定义**
- **上午**：
  - 详细阅读调研文档，理解所有要求
  - 确定数据需求清单
  - 联系赵云将军协调数据获取
- **下午**：
  - 建立数据目录结构
  - 准备数据收集脚本
  - 创建数据质量检查标准

#### **3月25日（周二） - 数据收集准备**
- **上午**：
  - 配置数据获取环境
  - 测试聚宽/Akshare数据接口
  - 准备数据清洗工具
- **下午**：
  - 收集学术研究文献
  - 整理行业研究报告
  - 建立文献管理库

#### **3月26日（周三） - 数据质量评估**
- **上午**：
  - 运行数据质量检查
  - 验证数据完整性
  - 评估数据准确性
- **下午**：
  - 生成数据质量报告
  - 修复数据问题
  - 建立数据更新机制

#### **3月27日（周四） - 知识库整理**
- **上午**：
  - 整理价值投资理论框架
  - 收集经典价值投资案例
  - 建立知识库目录结构
- **下午**：
  - 编写知识库文档
  - 整理研究笔记
  - 提交第1周进展报告

### **第2周：基本面因子研究（3月28日-4月3日）**

#### **3月28日（周五） - 估值因子研究**
- **上午**：P/E因子在A股的有效性分析
- **下午**：P/B因子在不同行业的适用性研究

#### **3月29日（周六） - 质量因子研究**
- **上午**：ROE的持续性分析
- **下午**：盈利质量指标研究

#### **3月30日（周日） - 成长因子研究**
- **上午**：营收增长的质量分析
- **下午**：成长与估值的平衡研究

#### **3月31日（周一） - 因子有效性测试**
- **上午**：因子IC（信息系数）计算
- **下午**：因子分组收益分析

#### **4月1日（周二） - 多因子组合测试**
- **上午**：多因子相关性分析
- **下午**：因子组合优化

#### **4月2日（周三） - 因子研究报告撰写**
- **上午**：整理因子研究结果
- **下午**：撰写因子研究报告

#### **4月3日（周四） - 第2周总结**
- **上午**：完善因子研究报告
- **下午**：提交第2周进展报告

### **第3周：策略实现（4月4日-10日）**

#### **4月4日（周五） - 低估值策略设计**
- **上午**：深度价值投资策略研究
- **下午**：相对价值投资策略设计

#### **4月5日（周六） - 高股息策略设计**
- **上午**：股息率与股价关系研究
- **下午**：股息稳定性分析

#### **4月6日（周日） - 质量+价值策略设计**
- **上午**：优质公司的低估机会识别
- **下午**：护城河与估值关系研究

#### **4月7日（周一） - 策略逻辑实现**
- **上午**：策略代码实现
- **下午**：策略参数优化

#### **4月8日（周二） - 回测框架搭建**
- **上午**：搭建回测环境
- **下午**：回测数据准备

#### **4月9日（周三） - 策略回测验证**
- **上午**：策略历史回测
- **下午**：风险收益分析

#### **4月10日（周四） - 第3周总结**
- **上午**：完善策略设计文档
- **下午**：提交第3周进展报告

### **第4周：回测验证和报告撰写（4月11日-17日）**

#### **4月11日（周五） - 回测结果分析**
- **上午**：回测结果深度分析
- **下午**：策略优化调整

#### **4月12日（周六） - 市场环境测试**
- **上午**：不同市场周期表现测试
- **下午**：行业轮动分析

#### **4月13日（周日） - 风险评估**
- **上午**：风险因子识别
- **下午**：风险控制策略设计

#### **4月14日（周一） - 报告框架设计**
- **上午**：调研报告大纲设计
- **下午**：数据可视化准备

#### **4月15日（周二） - 报告内容撰写**
- **上午**：报告正文撰写
- **下午**：图表和附录准备

#### **4月16日（周三） - 报告完善和审核**
- **上午**：报告内容完善
- **下午**：内部审核和修改

#### **4月17日（周四） - 最终提交**
- **上午**：最终版本定稿
- **下午**：提交到Gitee仓库

---

## 🔧 所需资源清单

### **数据资源**：
1. **财务数据**：2010年至今的所有A股上市公司财务数据
2. **估值数据**：各类估值指标历史数据
3. **市场数据**：价格、成交量、市值数据
4. **行业数据**：申万行业分类及表现数据

### **技术资源**：
1. **计算环境**：Python 3.8+，足够的内存和存储
2. **软件工具**：Pandas, NumPy, Matplotlib, Jupyter
3. **回测框架**：使用sanguo回测引擎或聚宽回测框架

### **协作需求**：
1. **赵云将军**：提供数据支持
2. **诸葛亮总军师**：总体协调和指导
3. **其他将军**：提供专业建议和交叉验证

---

## 📊 每日汇报机制

### **每日汇报内容**：
1. **今日完成**：具体完成的工作内容
2. **明日计划**：计划完成的工作内容
3. **遇到的问题**：遇到的困难和问题
4. **需要的支持**：需要什么帮助

### **汇报时间**：
- **每天下午5点前**：提交当日进展
- **每周一上午9点**：提交详细周报

### **汇报格式**：
```
【庞统-价值投资调研-YYYY-MM-DD】
1. 今日完成：
   - 任务1
   - 任务2
2. 明日计划：
   - 计划1
   - 计划2
3. 遇到的问题：
   - 问题1
   - 问题2
4. 需要的支持：
   - 支持1
   - 支持2
```

---

## 🚨 风险管理

### **已识别风险**：
1. **数据风险**：数据质量或完整性不足
2. **时间风险**：调研时间紧张
3. **技术风险**：回测框架或工具问题
4. **市场风险**：A股市场特性变化

### **应对措施**：
1. **数据风险**：提前验证数据，建立备用数据源
2. **时间风险**：优先完成核心研究，灵活调整计划
3. **技术风险**：提前测试技术工具，准备替代方案
4. **市场风险**：多维度分析，考虑不同市场环境

---

## 🎯 最终交付物

### **4月17日提交的完整调研报告包含**：
1. 📋 执行摘要
2. 📊 研究方法和数据
3. 🔬 基本面因子研究结果
4. 🎯 价值投资策略设计
5. 📈 回测验证结果
6. ⚠️ 风险评估和建议
7. 🚀 实施建议和下一步计划

---

## 🤝 立即行动

**第一步**：立即开始数据收集准备工作
**第二步**：联系赵云将军协调数据支持
**第三步**：建立每日汇报机制

**庞统已准备就绪，立即开始执行调研任务！** 🐉

**开始时间**：2026年3月21日
**完成时间**：2026年4月17日

**庞统 启**
**2026年3月21日**